### 【会议内容】

1.当前软件面向职员层功能符合要求80%

2.针对后端管理（物业，前台）设备设施系统，消防数据是否准确？

- 处理办法：小雨测试验证消防数据，给黎赢回复
- 处理结果：消防数据准确
- 黎赢验收结果：通过内网访问进去

3.文印系统12楼控制打印机，可以针对某一台打印机设置权限控制，增加打印统计

- 处理办法：找硬件供应商确认是否满足，打印统计排到1.4版本做
- 处理结果：客户答复可以满足，小雨现场测试满足针对某一台打印机设置权限控制

4.设备管理平台（DMP）需要快速推进 

- 处理办法：目前在进行中，10月底出一版本

5.充值系统，需要加一些报表，财务需要对账，具体需求找yingli 

- 处理办法：小雨找黎赢过下需求，排到1.4版本完成

6.运营大屏甲方在重新设计，当前缺乏动画联动，增加无鼠标操作场景，三维加载慢情况 

- 处理办法：确认会议和人流数据是否准确，三维加载慢
- 处理结果：人流量和会议数据准确
- 黎赢验收：人流趋势图问题

7.制定验收冲刺计划，确认验收流程

   - 处理办法：郭恩洲制定验收时间表，制定验收流程

     验收流程：

     产品质量经理编制验收清单------》开发负责人自查是否实现----〉管理商务人员确认核增核减----》现场项目经理制定验收报告，向甲方提交验收-----〉甲方代表验收，给予验收结果---||

     ```mermaid
     graph BR
     n1[产品质量经理编制验收清单发起验收申请]
     n2[系统开发负责人自查是否实现]
     n3[管理商务人员确认核增核减]
     n4[现场项目经理制定验收报告]
     n5[甲方代表进行验收]
     n6[验收通过]
     n7[验收未通过]
     n8[开发负责人修改]
     n1 --> n2
     n2 --> n3
     n3 --> n4
     n4 --> n5
     n5 --> n6
     n5 --> n7
     n7 --> n8
     n8 --> n4
     
     
     ```

     

8.系统验收顺序

一卡通，会议系统，充值系统，大屏（运营中心），中控系统，设备设施

9.验收准备

  每个系统根据根据合同制定验收清,验收签字报告；



11.一卡通，会议系统，充值系统，餐饮系统，安防

12.环境系统，集成系统，智慧用电，中控系统，都没什么东西，只是有一个登录，主页界面存在

13.



  
