# 关于《智能安防系统(agbox)》立项建设计划
## 项目目标
- 1.建设完成两套系统 安防Agbox（智能集成服务设备）和 智能安防应用系统 
- 2.商业价值：形成永天自有智能安防产品，直接降低内部采购成本
## 项目计划
【准备阶段】（2024年1月26日 -2024年 2月26日）
1.完成敏达安防设备采购，公司测试环境部署
2.完成研究敏达Agbox协议，应用系统产品功能
【建设阶段】（2024年2月26日-2024年5月26日）
1.完成 觉大智能安防应用系统开发
2.完成 智能安防应用系统和Agbox对接调试
【实施阶段】（2024年5月26日-2024年8月26日） 
1.觉大智能安防应用系统具备安防检测标准 
2.具备应用真实项目能力

## 项目成员安排
- 项目发起人（投资者）：梅总
- 项目负责人：郭恩洲
- 开发负责人：韩正义
- 开发人员：研发团队
- 技术（产品）顾问：税国进
- 销售（产品）顾问：李隽